http://www.loc.gov/mods/v3 http://www.loc.gov/standards/mods/v3/mods-3-2.xsd
Planeación y programación, ejecución y control, ejercicios, aplicaciones prácticas en general
231 páginas : gráficos, cuadros ; 23 cm.
Método del camino crítico -- Planeación y programación -- Red de actividades -- Red de vencimientos sucesivos -- Comprensión de la red -- Limitaciones en la ejecución de proyectos -- Matriz de la elasticidad -- Programamción de recursos -- Gráficas PERT -- Ejecución y control del proyecto, de los procesos -- Procedimiento de evaluación